Search results: Found 3

 Listing 1 - 3 of 3 Sort by Relevance Year-Descending Year-Ascending

Article
Solving Time-Cost Tradeoff Problem with Resource Constraint Using Fuzzy Mathematical Model
حل توافق الزمن- الكلفة مع محددات المصادر باستخدام نموذج التعرج الرياضي

Authors: Sosan M. Rashed سوسن محمد رشيد --- Ahmed M. R. Mahjoob أحمد محمد رؤوف محجوب
Journal: Journal of Engineering مجلة الهندسة ISSN: 17264073 25203339 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 9 Pages: 10-29

Abstract

Scheduling considered being one of the most fundamental and essential bases of the project management. Several methods are used for project scheduling such as CPM, PERT and GERT. Since too many uncertainties are involved in methods for estimating the duration and cost of activities, these methods lack the capability of modeling practical projects. Although schedules can be developed for construction projects at early stage, there is always a possibility for unexpected material or technical shortages during construction stage. The objective of this research is to build a fuzzy mathematical model including time cost tradeoff and resource constraints analysis to be applied concurrently. The proposed model has been formulated using fuzzy theory combining CPM computations, time-cost trade off analysis and resource constraint. MATLAB software has been adopted to perform ranking process, for each case, that facilitates obtaining the optimum solution. This research infers that it is possible to perform time-cost trade off analysis with resource restriction simultaneously, which ensures achieving scheduling optimum solution reducing the effort and the time when performing these techniques in succession using traditional methods.

تعتبر الجدولة واحدة من اهم المباديء والقاعدة الاساسية في اداراة المشاريع. توجد عدة طرق لجدولة المشاريع مثل (CPM, PERT, GERT). ومع وجود الكثير من عدم التيقن المتضمنة في طرق تخمين مدد الفعاليات وكلف الفعاليات, فأن هذه الطرق تفتقد القدرة لنمذجة المشاريع العملية (الواقعية). بالرغم من أن الجداول ممكن ان تعد للمشاريع الانشائية في مراحل مبكرة من المشروع، توجد أحتمالية ظهورعجزتقني او نقص في الموارد غير متوقع أثناء مرحلة الانشاء. أن الهدف من هذا البحث هو بناء أنموذج التعرج الرياضي متضمناً تطبيق توافق الكلفة مع الزمن و محددات المصادربالتوازي. لقد صيغ الأنموذج المقترح باستخدام نظرية التعرج مدموجاً مع تطبيق طريقة المسار الحرج، توافق الوقت مع الكلفة ومحددات الموارد. تم تبني برنامج (MATLAB) لانجاز عملية الترتيب لكل حالة والتي تسهل أيجاد الحل الامثل. استنتج البحث الى امكانية اجراء تحليل توافق الوقت مع الكلفة ومحددات الموارد في آن واحد مما يضمن الوصول الى الحل الامثل للتخطيط وبشكل يقلل من الجهد والوقت عند اجراء هذه العمليات بالتعاقب وبالطرق التقليدية المعمول بها والتي من المطلوب فيها غالباً تكراراعادة الجدولة للوصول الى الحل الأمثل.

Keywords

Article
The role of my style (CPM / PERT) in enhancing the performance of construction projectsAn Empirical Study in the Department of projects in the office of the province of Baghdad
دور إسلوبي (CPM/PERT) في تعزيز أداء المشاريع الإنشائية دراسة تطبيقية في قسم المشاريع في ديوان محافظة بغداد

Authors: فضيلة سلمان داود --- زينب هادي حسين المواشي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 94 Pages: 84-111

Abstract

This study was to demonstrate the role-use planning scientific methods is disabled and little used in the planning and follow-up construction of vital projects in the province of Baghdad, including network planning methods, in order to find the optimal time to finish the project in light of the resources available and the budget set for it, in the current research has been used the most prominent network planning methods and two stylistic (CPM / PERT), was the application of the critical path method on standard-design school project (traditional) to draw Action Network according to confirmed times for the activities of the project and account his Crashing time , It was Pert technique applied to the project hematology center in dignity Teaching Hospital - Baghdad, draw Action Network according to the "three times (optimistic, pessimistic and most likely") own technology as a result of conditions is confirmed that surrounds the circumstances of the implementation of the project, And find the critical path and determine how long speculative to complete the project and the cost of speculative, with the ratio calculated the probability of completion of the project, was used ready-made computer programs in ways that networking planning to process the data and get the results and draw retinas projects respondents, and programs It was used (MS Project, Win-QSB) , The study showed that for the application of my style (CPM / PERT) a major role in providing the most important project resources, a "time", and his consequential of the rationalization of costs, while providing alternatives and provide the perfect solution for trade-off between time and cost of a school project, and indicate the possibility of ending the project blood disease center within the period Selected according to his work Bert network, and this researcher recommended the beneficiary of activating the role of planning research using networking planning methods and it is important for their role in the implementation and follow-up performance boost construction.

جاءت هذه الدراسة لبيان دور إستخدام أساليب تخطيط علمية غير مفعلة وقليلة الإستخدام في تخطيط ومتابعة المشاريع الإنشائية الحيوية في محافظة بغداد ومنها أساليب التخطيط الشبكي ،بهدف إيجاد الوقت الأمثل لإنهاء المشروع في ظل الموارد المتاحة والميزانية المحددة له ،في البحث الحالي تم إستخدام أبرز أساليب التخطيط الشبكي وهما إسلوبي (CPM/PERT)، وتم تطبيق طريقة المسار الحرج على مشروع المدرسة ذات التصميم الموحد (القياسي) في محافظة بغداد ورسم شبكة العمل وفق الأوقات المؤكدة لأنشطة المشروع وحساب الوقت التعجيلي له مع تقديم عدة بدائل للمبادلة بين الزمن والكلفة وإيجادة البديل الأمثل ،وتم تطبيق تقنية بيرت على مشروع مركز أمراض الدم في مستشفى الكرامة التعليمي – بغداد ،ورسم شبكة العمل وفقا" للأوقات الثلاثة (المتفائل ،المتشائم و الوقت الأكثر إحتمالا") الخاصة بالتقنية نتيجة للظروف غير المؤكدة التي تحيط بظروف تنفيذ المشروع ،وإيجاد المسار الحرج وتحديد المدة التخمينية لإنجاز المشروع والكلفة التخمينية ،مع إحتساب نسبة إحتمالية إنجاز المشروع ، وتم إستخدام البرامج الحاسوبية الجاهزة الخاصة بأساليب التخطيط الشبكي لمعالجة البيانات والحصول على النتائج ورسم شبكيات المشروعين المبحوثين ،ومن البرامج التي تم إستخدامها (MS Project , Win-QSB) ،وأظهرت الدراسة إن لتطبيق إسلوبي (CPM/PERT) دورا كبيرا في توفير أهم موارد المشروع وهو "الوقت" وما يترتب على ذلك من ترشيد للتكاليف ،مع توفير بدائل وتقديم الحل الأمثل للمبادلة بين الوقت والكلفة لمشروع المدرسة ، وبيان إمكانية إنهاء مشروع مركز امراض الدم ضمن الفترة المحددة له وفق شبكة العمل بيرت ، هذا واوصت الباحثة الجهة المستفيدة من البحث تفعيل دور التخطيط بإستخدام أساليب التخطيط الشبكي وذلك لدورهما المهم في متابعة التنفيذ وتعزيز الأداء للمشاريع الإنشائية.

Keywords

Article
PROJECT MANAGEMENT OF BALAD`S MAJOR SEWERAGE SYSTEM BY USING THE GOAL PROGRAMMING METHOD
ادارة مشروع مجاري بلد الكبير باستخدام أسلوب البرمجة بالأهداف

Authors: أمجد عباس عبد الرحيم البلداوي --- وقاص سعد خلف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 93 Pages: 162-194

Abstract

The project of balad's major sewerage system is one of the biggest projects who is still in progress in salahulddin province provincial - development plan that was approved in 2013 . This project works in two parts ; the 1st is installing the sewerage networks (both of heavy sewerage & rain sewerage) and the 2nd is installing the life – off units (for heavy sewerage & rain sewerage , as well) . the directorate of salahuiddin is aiming that at end of construction it will be able to provide services for four residential quarters , one of the main challenges that project's management experience is how to achieve these projects in the determined time , added cost and technical specifications although the majority of these projects have been managed with predetermined time and financial resources limits , they still need some improved strategies and more careful calculation in their time and cost management. This project was chosen for the following reasons , The first reason is that the project is currently stopped, because of the security and financial circumstances in salahulddin province in particular .this is a great manage time and cost when the work is resumed , and the second reason is during the progress of the project, the until it was stopped, the completion percentage was behind what it was planned originally . this highlights the need to study how to avoid these delays in future using a scientific and logical method , and the third reason that the project has many variables that affect the progress, which are of great importance for scientific and mathematical methods . To achieve this purpose the project was studied using modern scientific and mathematical methods , which are the curved part method (CPM) for project's real and accelerated timing the Primavera V6 software and the AutoCAD 2015 software . the goal is to benefit from these methods and software to establish a new work schedule for the project . Due to the project's various and clashed (in sometimes) objectives that are have to be accomplished in a limited time , it is very important to be careful and accurate with making the right time . It was highly needed to use an efficient mathematical model that work with all these variables in the limited time allowed and according to their priorities . This mathematical method is called the Goal Programming for multi-objective mathematical models

يعد مشروع مجاري بلد الكبير احد اكبر المشاريع التي هي قيد الانجاز في محافظة صلاح الدين ضمن خطة تنمية الاقاليم للعام 2013 , فهو مشروع ضخم يسير باتجاهين الاول مد الشبكات و الثاني انشاء محطات الرفع وللمحورين ( الثقيل والمطري ) , والتي تسعى مديرية مجاري صلاح الدين تنفيذه لخدمة اربعة احياء في قضاء بلد . إن من أهم التحديات التي تعيق ادارة المشاريع اليوم هي التأكد من انجاز تلك المشاريع في وقتها المحدد , وكذلك الكلفة و المعاير الفنية المحدد ايضا , وعلى الرغم خضوع اغلب هذه المشاريع لقيود محددة ( محددات ) تتعلق بالوقت واخرى تتعلق بالموارد المالية المخصصة للمشروع لذا فأن موضوع الوقت والكلفة في ادارة اي مشروع يحتاج الى حسابات دقيقة لهما . وقد تم اختيار هذا المشروع للدراسة لعدة اسباب مهمة , السبب الاول : إن المشروع متوقف حاليا بسبب الظروف الامنية والمادية في صلاح الدين على وجه الخصوص , وهذا دافع كبير لدراسة كيفية التعامل مع وقت وكلفة انجازه في حال استأنف العمل به , والسبب ثانيا اثناء تنفيذ المشروع كانت هنالك انحرافات عن نسب الانجاز الفعلي , مما يدفع الى توفير دراسة وبأسلوب علمي ومنطقي لتجاوز هذه الانحرافات في المستقبل , اما السبب الثالث فهو إن المشروع يحتوي على الكثير من الانشطة مما يعطي اهمية كبيرة للأساليب العلمية والرياضية التي سوف تؤثر بشكل كبير في تنفيذ المشروع بأسلوب مدروس . لذا تمت دراسة المشروع من جديد وفقا لأساليب علمية ورياضية حديثة , اختيار اسلوب المسار الحرج (CPM) بوصفه احد اساليب الادارة العلمية للمشاريع لإيجاد وقت انجاز المشروع الطبيعي والتعجيلي , وبما ان لإدارة هذا المشروع اهداف متعددة تسعى الى تحقيقها في مدة زمنية محددة , الامر الذي يتطلب الكثير من الدقة في الوصول للقرارات المناسبة , فكان من الاجدر استخدام اسلوب رياضي كفوء لبناء نموذج رياضي متعدد الاهداف يعمل مع جمــيع هذه المتغـيرات في المدة الزمنية المحددة وبحــسب اولوياتهــا وتسمى البرمجة الهدفية ( (Goal Programming , وكذلك تم استخدام بعض البرامج الجاهزة لرسم الشبكة كبرنامج (Primavera V6 ) والبرنامج الهندسي المعروف (AUTO CAD 2015 ) , وبرنامج (Win QSB) لحل الأنموذج متعدد الاهداف , ومحاولة الافادة من مميزات هذه البرامج في جدولة المشروع .

Keywords
 Listing 1 - 3 of 3 Sort by Relevance Year-Descending Year-Ascending

Resource type

article (3)

Language

English (1)

Year
 From To

2016 (2)

2014 (1)